今日の作業は、立上り部分の型枠の取付だけの予定でしたが、予報で明日は雨が降りそうなので、少し時間が遅くなりましたが、コンクリートの打設も行ないました。
基礎屋さんは雨降りよりは良いと言ってましたが、真っ黒になって汗ふきふき頑張っていました。
穴の中の砕石がきれいに平らになっていました、今日その上にコンクリートが入るそうです。
私、実は家は大工さんが建てると思っていました。小さい頃から、木をカナヅチと釘でトントンやっているイメージがありました。今回、家の土台になるべく土と格闘している姿を見て、いろいろな工程を経て建つんだなと改めて思いました。 9:00
立上り部分も完全に組んでしまいましたので、ベース部分のコンクリートの打設は明日になりました。
右側の写真は、鉄筋の間隔が設計通りに入っている事を、テープを当てて写真記録しています。この写真は携帯電話で撮影していますのでぼやけて目盛が見えませんが、完成時に施主様にお渡しするものはデジカメで撮影したものを提出しています。 masumi
ただし、今日は敷地内の通路の舗装の撤去からです、朝現場に行って指示して帰って来ましたので写真は載せません。
今日は、家本体の基礎工事が始まっていました。地面は穴が掘られており、その上に水糸が張りめぐらされて何か家が建つぞ!!という雰囲気になっていました。穴の中に砕石を一生懸命トラックからバックホウへとステキな連携プレーで汗をかいていました。 9:00
今日は、午前中に建物の遣り方出しを行い、午後から基礎の掘削が始まりました。
私は、乾いていたので出来たと思ったんですが、30日位したら強度が増してくると教えられました。それが養生するという事だそうです。
今日は、フェンス基礎の立上り部分のコンクリートの打設を行ないました。