Las obras volverán la semana que viene a Glòries tras un año paradas . Y esta vez a lo grande . Porque de forma simultánea se trabajará en el túnel para soterrar la Gran Via ; alargarlo hasta la rambla del Poblenou ; y construir , ahora definitivamente , el parque de la Canòpia . Hace 11 meses , en una decisión inédita , la alcaldesa Ada Colau , rescindió el contrato con las constructoras por los retrasos , discrepancias técnicas y sobrecostes que acumulaban los trabajos . Los del túnel tardarán dos años y medio . El parque estará listo antes de las elecciones . Durante el año de parálisis de las mayores obras que hay en marcha en Barcelona , se han vuelto a licitar , pero troceadas en cinco lotes para evitar repetir las grandes bajas en las ofertas económicas de las constructoras . Ahora son diez las empresas que deberán afrontar los trabajos más complejos que faltan : excavar el túnel a una profundidad de hasta 29 metros para que pase por debajo de otras tres galerías de trenes y metro . La previsión es de 32 meses para abrir el túnel durante el primer trimestre de 2021 . La alcaldesa visitó ayer las obras con los vecinos de la zona . Una enorme cavidad excavada hasta 12 metros de profundidad , flanqueada por hasta 500 pantallas de hormigón y una treintena de puntales , desde donde son bien visibles del colector de aguas grises o los túneles ferroviarios , el quebradero de cabeza —o caramelo para los ingenieros— de esta gran obra . “ Nos tocó la difícil decisión de paralizar las obras para retomarlas de forma certera tras procesos judiciales que afectaron a las empresas ” , dijo en relación al caso 3 % , una causa que investiga la adjudicación irregular de obra pública a cambio de comisiones a Convergència . Colau justificó la nueva adjudicación “ para que no hubiera sombra de duda y para hacer las cosas mejor : dividiendo la obra en lotes , ejecutar las dos fases de la obra y comenzar el parque , un pulmón verde para la ciudad ” . Con todo , en las uniones de empresas adjudicatarias de esta nueva etapa figuran compañías que aparecen en el caso 3 % . El ejecutivo responde que no se podía excluir a estas firmas . La alcaldesa zanjó el tema y concluyó : “ La obra ha comenzado y nada podrá pararla ” . Satisfecho se mostró también , en nombre de las asociaciones de vecinos de Sagrada Família , Clot-Camp de l ’ Arpa , Poblenou y Fort Pienc , Miquel Catasús . “ Será un año complicado , pero valdrá la pena porque avanzaremos ” . La paciencia de los vecinos que tocan a la plaza de pomposo nombre ha sido infinita . El “ ambicioso ” compromiso de Glòries se firmó en 2007 , recordó . Catasús vino a decir que espera que tantos años “ valgan la pena ” y , adelantándose a posibles descuidos municipales , exigió los equipamientos acordados y pidió que , una vez acabado el parque , se invierta en su mantenimiento . Reclamó además “ una solución ” para el mercado de la miseria , donde centenares de vendedores ofrecen su mercancía varios días a la semana al final de la Meridiana . Las obras en el tramo central del túnel tienen una relativa afectación ciudadana ; pero será de mayor calibre en el caso de la prolongación entre Badajoz y rambla del Poblenou , y en la construcción de la Clariana de la plaza . A partir de la próxima semana se trabajará para desviar a los lados el tráfico de entrada y salida por la Gran Via y excavar en medio . El director general de la empresa municipal Bimsa , Ángel Sánchez , explicó que todos los edificios del entorno han sido auscultados —¡piso a piso ! — y se han colocado sensores para detectar cualquier incidencia . “ Los túneles son agradecidos , llegan para quedarse , no molestan y pueden urbanizarse encima parques con una superficie de 12 manzanas ” , celebró .
Los trabajos durarán dos años y medio , pero el parque estará listo antes de las elecciones