Débat public - Éoliennes flottantes au sud de la Bretagne
Des éoliennes flottantes au sud de la Bretagne : discutons-en !
Q203 • Calendrier du projet
Réponse publiée
Bonjour
Merci de m'indiquer le calendrier du projet :
- Fin de consultation sur le projet
- Date de sélection de la zone d'atterrage
- Temps d'étude des impacts de la zone d'atterrage jusqu'à la ligne haute tension.
- Date de début des travaux
- Planning des travaux.
- Date de raccordement des parcs au réseau.
Réponse officielle :
Réponse de la Commission particulière du débat public :
Bonjour et merci pour votre question.
Après la publication du bilan du débat public, l’État disposera de 3 mois pour rendre publique sa décision, traduisant les enseignements qu’il tire du débat.
Pour le raccordement, la concertation dite « Fontaine » s’ouvrira à l’issue du choix de l’Etat sur la solution de raccordement privilégiée. Elle permettra d’associer à la réflexion l’ensemble des parties prenantes concernées par le projet. Elle sera menée en lien avec la concertation post débat public qui se déroulera sous l’égide d’un ou de plusieurs garants désignés par la CNDP. Elle comprendra la concertation sur l’aire d’étude et la concertation sur le fuseau de moindre impact pour les liaisons sous-marines et souterraines et l’emplacement des postes.
Cette concertation dite « Fontaine » devrait se finaliser en 2022.
Le développement de chaque parc éolien en mer sera attribué à l’issue d’une procédure de mise en concurrence distincte pour chaque parc.
Une fois la décision prise de lancer une procédure de mise en concurrence sur une zone de projet, les études de caractérisation sur la zone projet et son fuseau de raccordement seront engagées par l’État et RTE. Ces études seront remises aux candidats, dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, leur permettant de proposer une offre qui soit la plus adaptée possible aux caractéristiques de la zone. Certaines études intéresseront également le grand public ou les parties prenantes, comme les études environnementales. Elles seront mises à disposition du public et présentées dans les phases ultérieures de la procédure.
Ces études seront ensuite affinées par le lauréat et RTE à l’aune des zones retenues, en vue de l’évaluation environnementale nécessaire, entre autre, à la rédaction de l’étude d’impacts fin 2023-début 2024.
La construction du parc et des ouvrages de raccordement nécessite l’obtention d’autorisations administratives. Ces autorisations font l’objet d’une enquête publique.
La décision finale d’investissement et le démarrage des travaux n’interviendront qu’une fois l’ensemble des autorisations obtenues. 3 à 4 ans de travaux seront nécessaires avant la mise en service du parc.
La mise en service du premier parc de 250MW est envisagée à l’horizon 2028.
Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter :
- la Fiche #22 du dossier du maître d’ouvrage « Quelles sont les étapes à venir après le débat public ? »
Signaler un problème
Ce contenu est-il inapproprié ?