En el marco del plan de obras anunciadas por el intendente Víctor Fayad, se están ejecutando trabajos de adoquinado en diferentes calles del microcentro que, dada su alta transitabilidad y el estado en que se encontraban, requerían estos trabajos. Por ello, se estudió un cronograma de fechas con el objetivo de que las obras tengan el menor impacto posible en el tránsito.
Según este plan, el lunes 7, comenzaron las obras de repavimentación de calle Catamarca, desde San Martín a San Juan. Esta arteria quedará cerrada al tránsito vehicular.
También, quedó cortada por trabajos similares la intersección de Videla Correa y Av. San Martín. En este caso, forma parte de la obra de repavimentación en Avenida San Martín, entre Gutenberg y Coronel Díaz.
Recomendamos a los automovilistas máxima precaución en la zona y utilizar vías alternativas de circulación.
El plan incluye la repavimentación de las siguientes arterias:
Lavalle: habilitada.
Buenos Aires: habilitada.
Catamarca, desde San Martín a San Juan: desde el 7/7.
Garibaldi, desde Primitivo de la Reta a San Juan, y Primitivo de la Reta, entre Garibaldi y Amigorena: desde 16/6 al 11/7.
Alem entre Primitivo de la Reta y San Juan: desde el 18/7 al 11/8.
Amigorena, desde San Martín a Primitivo de la Reta, y Primitivo de la Reta, desde Amigorena a Alem: desde 11/8 al 19/9.
Alem entre San Martín y Primitivo de la Reta: desde 12/9 al 7/10.
Estas fechas son aproximadas, ya que pueden sufrir modificaciones en función de aspectos climáticos o de otras índoles.